# Navisworks WPF插件UI架构重构任务清单

## 文档信息

- **创建日期**: 2025-08-17
- **版本**: v1.0
- **状态**: 开发计划
- **基于设计文档**: UI架构重构技术设计方案_20250816.md
- **项目管理**: 详细任务分解与跟踪

## 项目概述

**目标**: 彻底解决Navisworks 2026 WPF插件的UI线程安全问题，消除频繁崩溃，提升系统稳定性和维护性。

**技术策略**: 重构UI架构，实现线程安全的状态管理、Command模式替代事件驱动、原子性UI更新机制。

**预估总工期**: 5-7周（35-49个工作日）

**关键里程碑**:

- 里程碑1：基础设施完成（第2周末）
- 里程碑2：核心重构完成（第5周末）
- 里程碑3：测试验证完成（第6周末）
- 里程碑4：性能优化完成（第7周末）

---

## 第一阶段：基础设施搭建（1-2周）

### 阶段目标

建立线程安全的UI基础框架，为后续重构提供坚实基础。

### T1.1 - UIStateManager核心组件实现

**任务编号**: T1.1  
**任务名称**: 实现UIStateManager统一UI状态管理器  
**优先级**: 高  
**负责人**: 待分配  
**状态**: 待开始  

**详细描述**:

- 实现线程安全的UI更新机制
- 提供异步UI操作接口 `ExecuteUIUpdateAsync<T>`
- 实现批量原子性UI更新 `ExecuteBatchUIUpdate`
- 集成SynchronizationContext线程上下文管理
- 实现更新队列和防重入机制

**前置依赖**: 无

**预估工作量**: 12小时

**验收标准**:

- [ ] UIStateManager类实现完整
- [ ] 通过UI线程检查和跨线程调用测试
- [ ] 批量更新操作原子性验证
- [ ] 异常处理机制完善
- [ ] 代码覆盖率达到90%以上

**技术要点**:

- SynchronizationContext线程上下文管理
- lock机制确保线程安全
- Task.Run异步操作封装

---

### T1.2 - ThreadSafeObservableCollection实现

**任务编号**: T1.2  
**任务名称**: 实现线程安全的ThreadSafeObservableCollection  
**优先级**: 高  
**负责人**: 待分配  
**状态**: 待开始  

**详细描述**:

- 继承ObservableCollection<T>实现线程安全版本
- 使用BindingOperations.EnableCollectionSynchronization启用WPF同步
- 重写OnCollectionChanged确保UI线程通知
- 实现批量操作接口AddRange、RemoveRange、ClearAndAddRange
- 添加并发访问保护机制

**前置依赖**: T1.1（UIStateManager）

**预估工作量**: 10小时

**验收标准**:

- [ ] ThreadSafeObservableCollection类完整实现
- [ ] 多线程并发访问安全性验证
- [ ] WPF数据绑定正常工作
- [ ] 批量操作性能优化验证
- [ ] 内存泄漏检查通过

**技术要点**:

- WPF集合同步机制
- NotifyCollectionChangedEventArgs事件处理
- 批量操作的性能优化

---

### T1.3 - ViewModelBase基类重构

**任务编号**: T1.3  
**任务名称**: 重构ViewModelBase实现防重入PropertyChanged  
**优先级**: 高  
**负责人**: 待分配  
**状态**: 待开始  

**详细描述**:

- 重构现有ViewModelBase基类
- 实现防重入的PropertyChanged机制
- 集成UIStateManager进行线程安全属性更新
- 添加批量属性更新接口SetProperties
- 实现属性更新状态跟踪

**前置依赖**: T1.1（UIStateManager）

**预估工作量**: 8小时

**验收标准**:

- [ ] ViewModelBase基类重构完成
- [ ] 防重入机制测试通过
- [ ] 批量属性更新功能验证
- [ ] 现有ViewModel兼容性检查
- [ ] 性能影响评估完成

**技术要点**:

- CallerMemberName特性使用
- HashSet实现重入检测
- 线程安全的属性更新机制

---

### T1.4 - UIStateMachine状态机实现

**任务编号**: T1.4  
**任务名称**: 创建UIStateMachine UI状态机  
**优先级**: 中  
**负责人**: 待分配  
**状态**: 待开始  

**详细描述**:

- 设计UI状态枚举（Idle, Planning, Updating, Error）
- 实现线程安全的状态转换机制
- 添加状态转换验证和回调
- 实现状态历史跟踪
- 提供状态查询和监听接口

**前置依赖**: T1.1（UIStateManager）

**预估工作量**: 6小时

**验收标准**:

- [ ] UIStateMachine类实现完成
- [ ] 状态转换逻辑正确
- [ ] 线程安全性验证
- [ ] 状态事件通知机制
- [ ] 状态持久化支持（可选）

**技术要点**:

- 状态机模式实现
- 线程安全的状态管理
- 事件驱动的状态通知

---

### T1.5 - Command Pattern基础框架

**任务编号**: T1.5  
**任务名称**: 实现Command Pattern基础框架  
**优先级**: 中  
**负责人**: 待分配  
**状态**: 待开始  

**详细描述**:

- 定义IPathPlanningCommand接口
- 实现CommandBase抽象基类
- 创建PathPlanningResult数据传输对象
- 实现异步命令执行框架
- 添加命令执行状态跟踪

**前置依赖**: T1.1（UIStateManager）

**预估工作量**: 8小时

**验收标准**:

- [ ] Command接口和基类完成
- [ ] PathPlanningResult DTO设计合理
- [ ] 异步命令执行机制验证
- [ ] 错误处理和重试机制
- [ ] 命令执行日志记录

**技术要点**:

- Command设计模式
- 异步编程模型
- 结果对象设计

---

### T1.6 - 基础设施单元测试

**任务编号**: T1.6  
**任务名称**: 编写基础设施组件单元测试  
**优先级**: 高  
**负责人**: 待分配  
**状态**: 待开始  

**详细描述**:

- 为UIStateManager编写线程安全测试
- 为ThreadSafeObservableCollection编写并发测试
- 为ViewModelBase编写防重入测试
- 为UIStateMachine编写状态转换测试
- 实现集成测试用例

**前置依赖**: T1.1, T1.2, T1.3, T1.4, T1.5

**预估工作量**: 16小时

**验收标准**:

- [ ] 单元测试覆盖率达到85%以上
- [ ] 多线程并发测试通过
- [ ] 压力测试验证稳定性
- [ ] 内存泄漏测试通过
- [ ] 性能基准测试建立

**技术要点**:

- NUnit/MSTest测试框架
- 多线程测试技巧
- Mock框架使用

---

## 第二阶段：核心组件重构（2-3周）

### 阶段目标

重构核心业务组件，解耦UI和业务逻辑，实现稳定的数据流。

### T2.1 - LogisticsControlViewModel重构

**任务编号**: T2.1  
**任务名称**: 重构LogisticsControlViewModel主视图模型  
**优先级**: 高  
**负责人**: 待分配  
**状态**: 待开始  

**详细描述**:

- 替换ObservableCollection为ThreadSafeObservableCollection
- 集成UIStateManager处理所有UI更新
- 重构事件处理为Command模式
- 实现UIStateMachine状态管理
- 添加异步操作支持

**前置依赖**: T1.1, T1.2, T1.3, T1.4

**预估工作量**: 20小时

**验收标准**:

- [ ] LogisticsControlViewModel重构完成
- [ ] 所有UI更新通过UIStateManager
- [ ] Command模式替代事件处理
- [ ] 线程安全性验证
- [ ] 功能回归测试通过

**技术要点**:

- MVVM模式最佳实践
- 异步编程模型
- 依赖注入模式

---

### T2.2 - PathPlanningManager业务逻辑解耦

**任务编号**: T2.2  
**任务名称**: 重构PathPlanningManager实现UI解耦  
**优先级**: 高  
**负责人**: 待分配  
**状态**: 待开始  

**详细描述**:

- 提取IPathPlanningService接口
- 移除所有UI相关事件和依赖
- 重构为纯异步业务逻辑服务
- 实现结果对象返回模式
- 添加取消令牌支持

**前置依赖**: T1.5（Command Pattern）

**预估工作量**: 16小时

**验收标准**:

- [ ] PathPlanningManager完全解耦UI
- [ ] IPathPlanningService接口设计合理
- [ ] 异步操作支持取消
- [ ] 业务逻辑功能完整
- [ ] 单元测试覆盖率达到80%

**技术要点**:

- 接口隔离原则
- 异步编程最佳实践
- 取消令牌机制

---

### T2.3 - AutoPathPlanningCommand实现

**任务编号**: T2.3  
**任务名称**: 实现AutoPathPlanningCommand自动路径规划命令  
**优先级**: 高  
**负责人**: 待分配  
**状态**: 待开始  

**详细描述**:

- 实现IPathPlanningCommand接口
- 封装自动路径规划业务逻辑
- 集成PathPlanningManager服务
- 实现错误处理和重试机制
- 添加进度报告功能

**前置依赖**: T1.5, T2.2

**预估工作量**: 12小时

**验收标准**:

- [ ] AutoPathPlanningCommand实现完成
- [ ] 路径规划功能正常
- [ ] 错误处理机制完善
- [ ] 进度报告功能验证
- [ ] 性能测试通过

**技术要点**:

- Command模式实现
- 异步操作封装
- 进度报告机制

---

### T2.4 - UI更新流程重新设计

**任务编号**: T2.4  
**任务名称**: 重新设计安全的UI更新流程  
**优先级**: 高  
**负责人**: 待分配  
**状态**: 待开始  

**详细描述**:

- 设计新的UI更新数据流
- 实现Command执行到UI更新的完整链路
- 建立错误处理和回滚机制
- 优化UI响应性能
- 添加UI更新日志记录

**前置依赖**: T2.1, T2.3

**预估工作量**: 14小时

**验收标准**:

- [ ] UI更新流程文档完成
- [ ] 新流程实现并验证
- [ ] 错误处理机制测试
- [ ] 性能对比分析
- [ ] 日志记录功能完善

**技术要点**:

- 数据流设计
- 异常处理策略
- 性能监控

---

### T2.5 - PathRouteViewModel重构

**任务编号**: T2.5  
**任务名称**: 重构PathRouteViewModel路径视图模型  
**优先级**: 中  
**负责人**: 待分配  
**状态**: 待开始  

**详细描述**:

- 继承新的ViewModelBase基类
- 实现线程安全的属性更新
- 优化数据绑定性能
- 添加路径状态管理
- 实现延迟加载机制

**前置依赖**: T1.3, T2.1

**预估工作量**: 10小时

**验收标准**:

- [ ] PathRouteViewModel重构完成
- [ ] 线程安全性验证
- [ ] 数据绑定性能优化
- [ ] 状态管理功能测试
- [ ] 内存使用优化验证

**技术要点**:

- ViewModel重构模式
- 延迟加载实现
- 内存优化技术

---

### T2.6 - 其他Command实现

**任务编号**: T2.6  
**任务名称**: 实现其他业务Command（删除、修改、验证等）  
**优先级**: 中  
**负责人**: 待分配  
**状态**: 待开始  

**详细描述**:

- 实现DeletePathCommand删除路径命令
- 实现ModifyPathCommand修改路径命令
- 实现ValidatePathCommand验证路径命令
- 实现SavePathCommand保存路径命令
- 统一命令执行框架

**前置依赖**: T1.5, T2.2

**预估工作量**: 16小时

**验收标准**:

- [ ] 所有业务Command实现完成
- [ ] 命令执行框架统一
- [ ] 功能测试全部通过
- [ ] 错误处理验证
- [ ] 性能基准建立

**技术要点**:

- 命令模式变体
- 业务逻辑封装
- 统一错误处理

---

### T2.7 - 数据绑定优化

**任务编号**: T2.7  
**任务名称**: 优化WPF数据绑定性能  
**优先级**: 中  
**负责人**: 待分配  
**状态**: 待开始  

**详细描述**:

- 分析现有数据绑定性能瓶颈
- 优化PropertyChanged触发频率
- 实现绑定缓存机制
- 添加虚拟化支持
- 优化大数据集合绑定

**前置依赖**: T2.1, T2.5

**预估工作量**: 12小时

**验收标准**:

- [ ] 数据绑定性能分析报告
- [ ] 性能优化措施实施
- [ ] 绑定响应时间改善50%以上
- [ ] 大数据集合处理验证
- [ ] UI流畅度测试通过

**技术要点**:

- WPF绑定优化技术
- 虚拟化实现
- 性能监控工具

---

## 第三阶段：测试验证（1周）

### 阶段目标

全面验证重构效果，确保系统稳定性和功能完整性。

### T3.1 - 功能回归测试

**任务编号**: T3.1  
**任务名称**: 执行完整功能回归测试  
**优先级**: 高  
**负责人**: 待分配  
**状态**: 待开始  

**详细描述**:

- 验证自动路径规划功能
- 测试手动路径编辑功能
- 验证属性修改和删除功能
- 测试数据保存和加载
- 检查UI交互响应

**前置依赖**: T2.1-T2.7全部完成

**预估工作量**: 16小时

**验收标准**:

- [ ] 所有原有功能正常工作
- [ ] UI操作响应流畅
- [ ] 数据持久化正确
- [ ] 错误处理机制有效
- [ ] 用户体验良好

**测试场景**:

- 基本路径规划流程
- 复杂路径编辑操作
- 异常情况处理
- 数据一致性验证

---

### T3.2 - 压力测试和稳定性验证

**任务编号**: T3.2  
**任务名称**: 执行压力测试验证系统稳定性  
**优先级**: 高  
**负责人**: 待分配  
**状态**: 待开始  

**详细描述**:

- 连续100次路径规划操作测试
- 重复属性修改和删除测试
- 并发UI操作压力测试
- 长时间运行稳定性测试
- 内存泄漏检测测试

**前置依赖**: T3.1

**预估工作量**: 20小时

**验收标准**:

- [ ] 连续操作100次无崩溃
- [ ] 并发操作稳定性验证
- [ ] 24小时连续运行测试通过
- [ ] 内存使用量控制在合理范围
- [ ] CPU使用率优化验证

**测试工具**:

- 自动化测试脚本
- 内存分析工具
- 性能监控工具

---

### T3.3 - 性能基准测试

**任务编号**: T3.3  
**任务名称**: 建立性能基准和对比分析  
**优先级**: 中  
**负责人**: 待分配  
**状态**: 待开始  

**详细描述**:

- 测量UI响应时间
- 分析内存使用模式
- 测试路径规划算法性能
- 比较重构前后性能差异
- 建立性能监控基线

**前置依赖**: T3.2

**预估工作量**: 12小时

**验收标准**:

- [ ] 性能基准数据建立
- [ ] UI响应时间<200ms
- [ ] 内存使用量减少20%
- [ ] 路径规划性能不低于原版
- [ ] 性能监控报告完成

**关键指标**:

- UI操作响应时间
- 内存使用峰值
- CPU利用率
- 规划算法耗时

---

### T3.4 - 边界条件和异常测试

**任务编号**: T3.4  
**任务名称**: 验证边界条件和异常处理  
**优先级**: 中  
**负责人**: 待分配  
**状态**: 待开始  

**详细描述**:

- 测试无效路径点输入
- 验证网络异常处理
- 测试文件系统异常
- 验证内存不足情况
- 测试并发冲突处理

**前置依赖**: T3.1

**预估工作量**: 10小时

**验收标准**:

- [ ] 异常情况正确处理
- [ ] 用户友好的错误提示
- [ ] 系统不会因异常崩溃
- [ ] 异常恢复机制有效
- [ ] 日志记录完整

**测试范围**:

- 输入验证
- 资源异常
- 系统异常
- 并发冲突

---

### T3.5 - 用户验收测试

**任务编号**: T3.5  
**任务名称**: 组织用户验收测试  
**优先级**: 中  
**负责人**: 待分配  
**状态**: 待开始  

**详细描述**:

- 准备用户测试环境
- 编写用户测试指南
- 组织用户测试会议
- 收集用户反馈
- 分析改进建议

**前置依赖**: T3.1, T3.2

**预估工作量**: 8小时

**验收标准**:

- [ ] 用户测试环境就绪
- [ ] 用户测试文档完成
- [ ] 用户测试会议完成
- [ ] 用户反馈收集整理
- [ ] 改进计划制定

**关注重点**:

- 操作便利性
- 功能完整性
- 界面友好性
- 稳定性感受

---

## 第四阶段：性能优化（1周）

### 阶段目标

进一步优化系统性能，提升用户体验和资源利用效率。

### T4.1 - UI渲染性能优化

**任务编号**: T4.1  
**任务名称**: 优化UI渲染和响应性能  
**优先级**: 中  
**负责人**: 待分配  
**状态**: 待开始  

**详细描述**:

- 减少不必要的PropertyChanged触发
- 优化数据绑定更新频率
- 实现UI虚拟化技术
- 优化视觉树结构
- 实现延迟渲染机制

**前置依赖**: T3.3（性能基准）

**预估工作量**: 14小时

**验收标准**:

- [ ] UI响应时间改善30%以上
- [ ] PropertyChanged触发次数减少50%
- [ ] 大列表滚动流畅度改善
- [ ] 视觉树深度优化
- [ ] 延迟渲染机制验证

**优化技术**:

- UI虚拟化
- 绑定优化
- 渲染优化
- 布局优化

---

### T4.2 - 内存管理优化

**任务编号**: T4.2  
**任务名称**: 优化内存使用和垃圾回收  
**优先级**: 中  
**负责人**: 待分配  
**状态**: 待开始  

**详细描述**:

- 确保事件订阅正确释放
- 优化大对象内存分配
- 实现对象池模式
- 减少不必要的对象创建
- 优化垃圾回收压力

**前置依赖**: T3.2（内存泄漏测试）

**预估工作量**: 12小时

**验收标准**:

- [ ] 内存泄漏完全消除
- [ ] 内存使用峰值降低25%
- [ ] GC压力减少显著
- [ ] 对象池模式实施验证
- [ ] 长期运行内存稳定

**技术手段**:

- 弱引用模式
- 对象池实现
- 资源释放机制
- GC优化策略

---

### T4.3 - 算法性能优化

**任务编号**: T4.3  
**任务名称**: 优化路径规划算法性能  
**优先级**: 低  
**负责人**: 待分配  
**状态**: 待开始  

**详细描述**:

- 分析路径规划算法瓶颈
- 优化A*算法实现
- 实现算法结果缓存
- 优化几何计算性能
- 实现并行计算支持

**前置依赖**: T3.3（性能基准）

**预估工作量**: 16小时

**验收标准**:

- [ ] 算法性能分析报告
- [ ] 规划速度提升20%以上
- [ ] 缓存命中率达到60%以上
- [ ] 并行计算效果验证
- [ ] 大规模模型处理能力提升

**优化方向**:

- 算法优化
- 缓存策略
- 并行计算
- 数据结构优化

---

### T4.4 - 资源使用优化

**任务编号**: T4.4  
**任务名称**: 优化系统资源使用效率  
**优先级**: 低  
**负责人**: 待分配  
**状态**: 待开始  

**详细描述**:

- 优化文件I/O操作
- 减少网络请求次数
- 实现资源懒加载
- 优化线程池使用
- 实现资源预加载机制

**前置依赖**: T4.1, T4.2

**预估工作量**: 10小时

**验收标准**:

- [ ] 文件I/O性能提升
- [ ] 网络请求优化验证
- [ ] 懒加载机制实施
- [ ] 线程使用效率改善
- [ ] 整体资源利用率优化

**优化重点**:

- I/O优化
- 网络优化
- 懒加载策略
- 线程管理

---

### T4.5 - 性能监控和报告

**任务编号**: T4.5  
**任务名称**: 建立性能监控机制和优化报告  
**优先级**: 中  
**负责人**: 待分配  
**状态**: 待开始  

**详细描述**:

- 实现实时性能监控
- 建立性能指标仪表板
- 生成性能优化报告
- 建立性能回归检测
- 制定性能维护计划

**前置依赖**: T4.1, T4.2, T4.3, T4.4

**预估工作量**: 8小时

**验收标准**:

- [ ] 性能监控系统建立
- [ ] 性能指标可视化
- [ ] 优化效果报告完成
- [ ] 回归检测机制建立
- [ ] 维护计划文档完成

**监控指标**:

- 响应时间
- 内存使用
- CPU利用率
- 磁盘I/O
- 网络延迟

---

## 风险管理

### 技术风险及缓解措施

| 风险等级 | 风险描述 | 影响 | 概率 | 缓解措施 | 负责人 |
|---------|---------|------|------|---------|---------|
| 高 | 新架构与现有代码不兼容 | 项目延期2-4周 | 中 | 分阶段重构，保持API兼容性，充分测试 | 架构师 |
| 中 | 性能优化效果不显著 | 用户体验未改善 | 中 | 建立性能基准，制定明确优化目标 | 开发组长 |
| 中 | 测试时间不足 | 质量风险 | 高 | 并行开发和测试，自动化测试 | 测试负责人 |
| 低 | 团队技能不足 | 开发效率低 | 低 | 技术培训，代码审查 | 项目经理 |

### 进度风险控制

- **里程碑控制**: 每阶段设置明确交付物和验收标准
- **并行开发**: 基础设施和业务逻辑重构可部分并行
- **增量交付**: 每个阶段都可独立交付和验证
- **风险预警**: 任务延期超过20%时启动风险应对

### 质量保证措施

- **代码审查**: 所有关键代码必须经过审查
- **自动化测试**: 建立完整的自动化测试体系
- **持续集成**: 每次提交都触发自动化构建和测试
- **性能监控**: 建立性能回归检测机制

---

## 项目时间规划

### 甘特图建议（按周规划）

```
周次 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
T1  |████████████|     |     |     |     |     |
T2  |     |████████████████████████|     |     |
T3  |     |     |     |     |████████|     |     |
T4  |     |     |     |     |     |████████|████|
```

### 关键路径分析

**关键路径**: T1.1 → T1.2 → T2.1 → T2.4 → T3.1 → T3.2

**缓冲时间**: 每阶段预留10%缓冲时间

**并行任务**:

- T1.3, T1.4, T1.5 可与 T1.2 并行
- T2.2, T2.3 可与 T2.1 并行  
- T2.5, T2.6, T2.7 可与 T2.4 并行
- T4阶段所有任务可部分并行

---

## 交付物清单

### 第一阶段交付物

- [ ] UIStateManager类及文档
- [ ] ThreadSafeObservableCollection类及文档
- [ ] ViewModelBase基类重构版本
- [ ] UIStateMachine状态机
- [ ] Command Pattern框架
- [ ] 基础设施单元测试套件
- [ ] 第一阶段技术报告

### 第二阶段交付物

- [ ] 重构的LogisticsControlViewModel
- [ ] 解耦的PathPlanningManager
- [ ] 完整的Command实现集合
- [ ] 新的UI更新流程文档
- [ ] 重构的PathRouteViewModel
- [ ] 数据绑定优化报告
- [ ] 第二阶段技术报告

### 第三阶段交付物

- [ ] 功能回归测试报告
- [ ] 压力测试和稳定性报告
- [ ] 性能基准测试报告
- [ ] 边界条件测试报告
- [ ] 用户验收测试报告
- [ ] 测试用例文档
- [ ] 第三阶段验证报告

### 第四阶段交付物

- [ ] UI性能优化报告
- [ ] 内存管理优化报告
- [ ] 算法性能优化报告
- [ ] 资源使用优化报告
- [ ] 性能监控系统
- [ ] 最终项目报告
- [ ] 维护指南文档

---

## 成功标准

### 功能性标准

- [ ] 所有原有功能正常工作
- [ ] UI操作流畅无卡顿
- [ ] 数据持久化完整可靠
- [ ] 错误处理机制完善

### 稳定性标准

- [ ] 连续100次操作无崩溃
- [ ] 24小时连续运行稳定
- [ ] 内存泄漏完全消除
- [ ] 异常情况正确处理

### 性能标准

- [ ] UI响应时间 < 200ms
- [ ] 内存使用量减少 > 20%
- [ ] 路径规划性能不低于原版
- [ ] CPU使用率优化 > 15%

### 维护性标准

- [ ] 代码结构清晰易懂
- [ ] 测试覆盖率 > 80%
- [ ] 文档完整准确
- [ ] 可扩展性良好

---

## 后续维护计划

### 版本管理

- **v2.0.0**: UI架构重构完成版本
- **v2.0.x**: 缺陷修复和小幅优化
- **v2.1.0**: 功能增强版本

### 监控和支持

- 建立性能监控告警机制
- 制定快速响应计划
- 建立用户反馈收集渠道
- 定期性能回归测试

### 持续优化

- 每季度性能评估
- 年度架构审查
- 技术债务清理计划
- 新技术评估和引入

---

*本文档是UI架构重构项目的核心管理文档，将根据项目进展持续更新维护。所有任务状态变更、风险识别、问题解决都应及时反映在此文档中。*
